Trang thông tin điện tử Công an Bắc Kạn

https://conganbackan.vn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên làm việc với huyện Pác Nặm

Ngày 06/5/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên cùng đại diện lãnh đạo một số Sở, ngành của tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Pác Nặm về tình hình thực hiện, tiến độ giải ngân các dự án năm 2020.

Ngày 06/5/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên cùng đại diện lãnh đạo một số Sở, ngành của tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Pác Nặm về tình hình thực hiện, tiến độ giải ngân các dự án năm 2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên làm việc với huyện Pác Nặm

Quang cảnh cuộc họp

Theo báo cáo của UBND huyện Pác Nặm, tổng kế hoạch vốn năm 2019 được kéo dài là 19.694 triệu đồng. Đến thời điểm hiện tại, huyện đã giải ngân các nguồn vốn Chương trình 30a được 84,9 triệu đồng, đạt 0,54% kế hoạch; nguồn vốn Chương trình 135 giải ngân được 177,9 triệu đồng, đạt 13,3% kế hoạch; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giải ngân được 71 triệu đồng.

Thực hiện kế hoạch năm 2020, Pác Nặm đã giải ngân nguồn vốn Xổ số kiến thiết đạt 45% kế hoạch; nguồn vốn huyện điều hành năm 2020 đạt 34,3% kế hoạch vốn; nguồn vốn Chương trình 30a hơn 43,6 tỷ đồng đang thực hiện theo kế hoạch; nguồn vốn Chương trình 135 đạt 6,9% kế hoạch; nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới hiện nay đang tiếp tục thực hiện theo kế hoạch…

Báo cáo về nguyên nhân dẫn đến một số nguồn vốn thực hiện giải ngân đạt thấp hoặc chưa giải ngân được, huyện Pác Nặm cho biết: Do các đơn vị đối chiếu các nguồn vốn để thực hiện chuyển nguồn; trong quý I/2020, trên địa bàn huyện có mưa nhiều đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình dẫn đến khối lượng thanh toán không đạt; thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ về phòng, chống dịch cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình; một số công trình giao thông thực hiện lồng ghép nhiều dự án nên việc thi công phụ thuộc vào các dự án khác; một số công trình do UBND xã làm chủ đầu tư trong quá trình thực hiện lập dự toán phải nhờ cơ quan chuyên môn nên ảnh hưởng đến tiến độ…

Tại buổi làm việc, đoàn công tác của tỉnh đã rà soát từng công trình cụ thể để nắm về tiến độ thực hiện, cam kết các nhà thầu thi công thảo luận về những khó khăn, vướng mắc ở các công trình đang thị công trên địa bàn huyện, đưa ra các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, có khối lượng để giải ngân.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên yêu cầu huyện Pác Nặm chủ động đôn đốc quyết liệt hơn, tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn liên quan, chủ đầu tư, các đơn vị thi công đẩy nhanh thực hiện các dự án, thường xuyên giao ban hàng tuần để nắm bắt khó khăn, vướng mắc, có biện pháp kịp thời tháo gỡ; rà soát lại việc giải ngân đối với các dự án theo thực tế tiến độ, đảm bảo đúng quy định; đối với các dự án có nguồn vốn chuyển nguồn từ năm 2019 sang năm 2020 phải cam kết giải ngân đạt 100% nguồn vốn được giao trước ngày 30/6/2020; đối với kế hoạch vốn năm 2020, phải giải ngân đạt tối thiểu 65% nguồn vốn được giao đối với từng công trình/dự án và tổng nguồn vốn giao đến hết quý III năm 2020; cùng với đó, huyện cần chú trọng công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản; việc lựa chọn nhà thầu phải đảm bảo năng lực, đúng quy định.../.

Tác giả: Thu Cúc

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây