Trang thông tin điện tử Công an Bắc Kạn

https://conganbackan.vn

Đảm bảo tiến độ, kỹ thuật, mỹ thuật dự án Khu lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy CAND

Chiều 6-12, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Đoàn công tác của Bộ Công an kiểm tra tiến độ dự án xây dựng Khu lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy CAND tại thôn Chùa Nguộn, xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, Bắc Giang.

         

Sau khi đi kiểm tra thực tế tình hình thi công, các hạng mục đã hoàn thành, chưa hoàn thành và đang triển khai xây dựng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị chức năng báo cáo tình hình tiến độ dự án, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ.

Thiếu tướng Mai Văn Hà, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND đại diện Chủ đầu tư báo cáo tiến độ cho biết, Tổng cục Chính trị đã phối hợp với Công an Bắc Giang và cấp uỷ, chính quyền địa phương, cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; đã hoàn thành thi công nền giai đoạn 1, đường dây 22kv, trạm biến áp; hoàn thành thi công móng, nền tầng 1 nhà trưng bày, quản lí, đón tiếp; đã xây xong kè ao sen; lắp đặt hệ thống đường ống thoát nước; công tác san lấp mặt bằng giai đoạn 2 đạt 50% khối lượng...

Đảm bảo tiến độ, kỹ thuật, mỹ thuật dự án Khu lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy CAND

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành kiểm tra tiến độ công trình

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị: Tư vấn thiết kế, thi công, tư vấn giám sát... cũng đã nêu bật những gì đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân chậm tiến độ của một số hạng mục; đồng thời giải trình một số điều chỉnh, thay đổi so thiết kế ban đầu.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành biểu dương sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc của Chủ đầu tư, Công an Bắc Giang và các đơn vị chức năng mặc dù thời gian gấp, công trình yêu cầu cao đã hoàn thành khối lượng công việc lớn.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, đây là công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng, cả về chính trị, lịch sử, văn hoá; được xây dựng  bằng trái tim của lực lượng Công an đối với Bác, cũng là là “địa chỉ đỏ” để giáo dục lịch sử, truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng cho các thế hệ CBCS CAND nên các đơn vị làm nhiệm vụ phải đặc biệt tâm huyết.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu, thời gian tới, Chủ đầu tư và các đơn vị chức năng cần cần chú ý đảm bảo tiến độ và các yêu cầu khác, nhất là kỹ thuật ở cnền, móng... Những hạng mục công trình đã duyệt nhưng thay đổi về yêu cầu chất liệu, vật liệu cần thống kê, duyệt theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng. 

Đảm bảo tiến độ, kỹ thuật, mỹ thuật dự án Khu lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy CAND - Ảnh minh hoạ 2

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành kiểm tra tiến độ công trình

Các phần việc, hạng mục mà trong quá trình xây dựng các đơn vị chưa thống nhất được thì phải bàn bạc kỹ, nếu cần thì đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định, tránh xung đột không cần thiết. Đơn vị tư vấn giám sát cần nâng cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với nhà thầu thi công... 

Thứ trưởng Nguyễn  Văn Thành giao trách nhiệm cụ thể cho lãnh đạo, CBCS Tổng cục Chính trị CAND, Tổng cục Hậu cầu – Kỹ thuật và Công an Bắc Giang .“Mục tiêu cao nhất là phải hoàn thành công trình đúng tiến độ, đúng chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật” – Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh.

                            

Tác giả: Phương Thủy

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây